<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59886.aspx</url><date>13-4-2011 | 14:14 </date><author>دمياط - سيد حسن </author><title>محافظ دمياط يطالب بسرعة الانتهاء من مشروعات المرافق المفتوحة</title><body>حث الدكتور محمد محمود يوسف، محافظ دمياط على إنجاز مشروعات المرافق المفتوحة، التي يجري العمل بها حاليا مؤكداُ ضرورة الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد حتى يمكن البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقده المحافظ أسبوعيا لمتابعة مشروعات المرافق بنطاق المحافظة بحضور المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة وممثلي الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الوحدات المحلية وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة حيث جري متابعة أعمال محطة الصرف الصحي بالسيالة والتي تنفذ من اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. 
وأكد ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب أنهم ملتزمون بتركيب كشك الكهرباء الخاص بمحطة الصرف الصحي في نهاية أبريل الحالي وأنه تم الانتهاء من أعمال الفرعات الرئيسية بالمحطة وجاري الإعداد لأعمال التوصيلات المنزلية. 
وتابع المحافظ أعمال الصرف الصحي بقرية البصايلة، حيث إنه جاري العمل حاليا في نحو مسافة 50 مترا وتنتهي في 17 أبريل وتم الاتفاق بين الشركة القابضة والهيئة القومية علي تقسيم أعمال رد الشيء لأصله مناصفة بينهما تمهيداً للبدء في أعمال الرصف فور انتهاء الأعمال. 
ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط إلي أن الوحدة المحلية اعتمدت اللوحة الخاصة بمسار خط الطرد الجديد بمحطة الرفع بعزبة اللحم وجاري استكمال الإجراءات وتم الإتفاق على الإنتهاء من مختلف الأعمال وتشغيل المحطة قبل نهاية يونيه القادم. 



وتقرر الاستفادة من خط الصرف الجديد بالشعراء وربطه على المحطة القديمة في منتصف يونيه. 

وأكد ممثل الشركة المنفذة الى التزامهم بجميع أعمال الصرف الصحي بالبساتين بالنسبة لخط الطرد والبيارة قبل نهاية يونيه القادم ، وأضاف مدير عام الطرق أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة لمسافة 2.15كم بطريق السنانية وتم عمل المقايسة لمسافة 2كم مع قيام الهيئة القومية للطرق والكباري بأعمال الرصف. 

وتم الاتفاق على تنفيذ توصيلات الصرف الصحي للمنازل بشارع الخميسي بالسنانية خلال عشرة أيام حتى يمكن رصف الشارع. 

وتم خلال الاجتماع متابعة مشروعات الكهرباء الخاصة بالزرقا، حيث أوضح ممثل قطاع الكهرباء أنه مدرج بخطة القطاع للعام المالي 2011/2012 تغيير ما تبقي من الأسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة وينتهي هذه الأسبوع أعمال تركيب الكهرباء الخاصة بــ100 وحدة سكنية بمنطقة سوق العمار وجاري العمل في نقل كشك كهرباء مشروع الصرف الصحي بسيف الدين. 

وبالنسبة لأعمال الكهرباء برأس البر ومنطقة الجربى فقد أوضح رئيس مدينة رأس البر أنه تم تنفيذ 70% تقريبا من الأعمال ، وأضاف ممثل الكهرباء أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لشبكة الجهد المنخفض في رأس البر وتنتهي أول مايو القادم. 

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب فقد أوضح ممثل الهيئة القومية أن خط مياه ريف فارسكور جاهز للتشغيل وأن الهيئة سوف تتخذ إجراءات تسلميه للشركة القابضة والتي أوضح رئيسها أنه تم عمل مقايسة لإحلال وتجديد خط مياه اسبستوس بمدينة ميت أبو غالب بطول 350 مترًا وتم صرف المهمات والمعدات وتنتهي في 20 أبريل وتم عمل مقايسة لزيادة أقطار خطوط المياه إلى 6 بوصة لمسافة 500 مترا كمرحلة أولى بمدينة كفر البطيخ تنتهي أول مايو ، وطلب رئيس مدينة عزبة البرج بعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بالمدينة. </body></doc>